آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی

عملیات نصب سکو‌های بتنی ضلع شمالی ورزشگاه آزادی آغاز شد.

کد خبر: ۶۷۶۹۰

تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۶

مخاطب۲۴، عملیات نصب سکو‌های بتنی ضلع شمالی ورزشگاه آزادی آغاز شد. شروع این عملیات در شرایطی است که در دو قسمت شمال و جنوب ورزشگاه آزادی که شامل ۱۷ زون است، باید ۸ هزار سکوی بتنی نصب شود که در حال حاضر ۱۸۸۰ عدد آن تولید شده است.

پیش از نصب سکو‌های بتنی جدید؛ تخریب سکو‌های قدیمی و بالشتک ها، آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای تیر‌های پلکانی و عایق کاری انجام شده است. ورزشگاه مدرن با طراحی هوش مصنوعی برای استقلال و پرسپولیس. با پایان نصب سکو‌های بتنی و مقاوم سازی ورزشگاه، عملیات نصب صندلی‌های تماشاگران آغاز می‌شود. در دو طبقه ورزشگاه آزادی نیاز به ۵۸ هزار و ۳۹۱ صندلی است. پیش از این ۲۱ هزار صندلی در ضلع غربی نصب شده بود.

فاز نخست مقاوم سازی، بازسازی و استانداردسازی ورزشگاه آزادی شامل ۲۲ زون ضلع غربی، دی ماه سال گذشته به پایان رسید و حالا در فاز‌های بعدی عملیات ادامه دارد. این در حالی است که همچنان باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و هوادارانشان در انتظار بازگشت بازی‌های خانگی خود به استادیوم آزادی هستند؛ اگرچه با این روند بعید است در سال جاری چنین اتفاقی رخ دهد.